Title: Projektmanagement
Course: Projektmanagement - Grundlagen

Der Begriff „Projekt“ wird unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben. So spricht man unter anderem vom „Projekt als temporäre Organisation“. Erläutern Sie in Stichworten, was damit gemeint ist

Was versteht man unter Projektdiskontinuitäten?

Führen Sie auf Basis der folgenden Ziele eine Projektwürdigkeitsanalyse in Excel durch und zeigen Sie Ihre Analyse anhand eines Diagramms. Laden Sie das Excel-Dokument hier hoch!

Beurteilt wird die Auswahl der Kriterien sowie die Qualität der Argumentation Ihrer Bewertung des Projekts.

Hauptziele

- Software bis 25. April nJ entwickeln, die den Zugriff auf Video- und Audiodateien über ein HTML5-Webinterface ermöglicht.
- Schnittstellen für den Upload neuer Medien mittels Webupload-Formular oder Netzlaufwerk bis 28. Februar nJ bereitstellen

Nebenziele

- Rudimentäres Webinterface bis 20. Dezember dj entwickeln
- Das Interface für den Einsatz auf Tablets, insb. Apple iPad, bis 31. Jänner 2013 optimieren
- Einzelne Software-Module durch Studierende der FH Technikum bis 15. Jänner 2013 ausfertigen lassen
- Hochgeladene Medien automatisch in die erforderlichen Formate konvertieren lassen
- Projekt am 21. Februar nJ bei der PH Veranstaltung eBasar vorstellen
- Mediathek-Server an den Hertha Firnberg Schulen bis 08. November dJ einrichten
- Verschiedene Benutzerrollen (Nutzer, Moderator, Administrator) vorsehen
- Einspeisung von Meta-Daten über Internetdatenbanken ermöglichen

Nichtziele

- Funktion für das automatische Rippen von DVDs und BDs bereitstellen
- Interface für Smartphones oder Geräte mit weniger als 9“ optimieren
- Projekt bis zur Veranstaltung eBasar fertigstellen
- Mediathek-Server an den HFS selbst einrichten
- Laufende Wartungsarbeiten am Server und Backups durchführen

Q: Im Projektmanagementprozess unterscheidet man zwischen verschiedenen Projekt[...]. Eine davon - der Projektstart - wird durch den Projekt[...] eingeleitet, welcher einen Vertrag zwischen Projektleiter und Auftrageber darstellt.
A: phasen; auftrag