Title: Grundlagen
Course: Projektmanagement - Grundlagen

Q: Welchen der genannten Anforderungen muss eine Aufgabe entsprechen, damit man von einem "Projekt" sprechen kann?
- Relative Neuartigkeit
- Abgrenzbarkeit
- Zieldeterminiertheit
- Komplexität
- Kompliziertheit
- Arbeitsumfang
- Kostenersparnis
- Zeitdruck
A: Relative Neuartigkeit; Abgrenzbarkeit; Zieldeterminiertheit; Komplexität

Q: Ein Projekt ...
- dauert nie länger als ein Jahr
- ist zieldeterminiert
- kostet Geld und/oder Ressourcen
- setzt einen Projektauftrag voraus
A: ist zieldeterminiert; kostet Geld und/oder Ressourcen; setzt einen Projektauftrag voraus

Q: Geschäftsprozesse, die als Projekte durchgeführt werden, sollten ... sein!
- umfangreich
- relativ neuartig
- temporär
- produktionsorientiert
A: umfangreich; relativ neuartig; temporär

Q: Der Projektmanagementprozess ...
- stellt einen Geschäftsprozess des Projektorientierten Unternehmens dar.
- hat ein Anfangs- und ein Endereignis.
- stellt einen Teilprozess der Projektadministration dar.
- stellt einen Teilprozess der Projektkoordination dar.
A: stellt einen Geschäftsprozess des Projektorientierten Unternehmens dar.; hat ein Anfangs- und ein Endereignis.

Q: Teilprozess(e) des Projektmanagement ist/sind unter anderem:
- Projektkoordination
- Projektcontrolling
- Projektabschluss
- Projektadministration
- Projektbegleitung
A: Projektkoordination; Projektcontrolling; Projektabschluss