Title: Projektstart
Course: Projektmanagement - Grundlagen

Q: Im Rahmen der Vorprojektphase und des Projektstarts erstellen Sie verschiedene Projektpläne. Ordnen Sie die unten angegebenen in eine sinnvolle Reihenfolge:
- 1. | Big Project Picture
- 2. | Projektbeschreibung
- 3. | Projektziele
- 4. | Betrachtungsobjekte
- 5. | Kostenplan
- 6. | Projektauftrag
- 7. | Projektstrukturplan
- 8. | Balkenplan
- 9. | Meilensteine

Q: Bei der Projektorganisation teilt man die Mitarbeiter eines Projekts in verschiedene Teams ein. Wie bezeichnet man die jeweiligen Teams?
- Projektleiter und Ansprechpartner aus Untergruppen | Kernteam
- Gruppen für themenspezifische Aufgaben (zB: Technik, Design, Einschulung etc.) | Subteam
- Alle Mitarbeiter als Gesamtheit | Projektteam bzw. Projektkongress
Also offered: Teilteam; Projekt; Projektabteilung; Subabteilung; Kernabteilung

Q: Welche der folgenden Aussagen zum Projektstrukturplan sind zutreffend?

Der Projektstrukturplan ...
- ... teilt das Projekt in Phasen ein
- ... besteht aus einer Vielzahl aus Arbeitspaketen
- ... ist Grundlage für das Projektcontrolling
- ... wird direkt im Anschluss an den Objekteplan generiert
- ... teilt das Projekt in Prozesse ein
A: ... teilt das Projekt in Phasen ein; ... besteht aus einer Vielzahl aus Arbeitspaketen; ... ist Grundlage für das Projektcontrolling

Q: Sie haben vor sich einen Projektplan liegen. Man sieht eine Liste von Arbeitspaketen, die in Projektphasen gegliedert sind. Dazu gibt es eine Zeitleiste, in der die einzelnen Arbeitspakete chronologisch eingezeichnet sind.

Wie nennt man diesen Projektplan?
A: Projektbalkenplan / Balkenplan / GANTT-Chart