Title: Projektmanagement Grundlagen
Course: Projektmanagement - Grundlagen > Section: Grundlagen Projektmanagement

Projektbegriff

„Ein Projekt ist eine temporäre Organisation zur Durchführung eines Geschäftsprozesses hoher oder mittlerer Komplexität, der die Erstellung eines (im-)materiellen Objekts zum Ziel hat. Als eine temporäre Organisation wird das Projekt auch als soziales System wahrgenommen.“ (vgl. Huemann, Martina; Individuelle Projektmanagementkompetenzen in projektorientierten Unternehmen, S. 41f)

Damit eine Aufgabe als „Projekt“ gilt, muss es die folgenden Kriterien erfüllen:

- (Relative) Neuartigkeit
- Abgrenzbarkeit
- Zielgerichtetheit
- Mittlere bis hohe Komplexität

Projektmanagementprozess

Der Projektmanagementprozess umfasst alle Aufgaben und Aktivitäten, die zur systematischen Unterstützung der Erreichung der Projektziele erforderlich sind.

Daher stellt der Projektmanagementprozess einen Aufgabenpool dar, der Parallel zu den Aufgaben des eigentlichen Projekts steht. Der Projektmanagementprozess besteht aus den Phasen Projektstart, Projektkoordination, Projektcontrolling, Lösung von Projektdiskontinuitäten und Projektabschluss. (vgl. Gareis, Roland; pm baseline 1.1; S. 19)

Die Vor- und Nachprojektphase gehört nach herrschender Lehre nicht zum Projektmanagementprozess, wird aber der Vollständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt.

Der Projektmanagementprozess, eigene Abbildung

Projektpläne in den einzelnen Projektphasen

Die verschiedenen Projektpläne lassen sich einzelnen Phasen zuordnen, wobei je nach Projektgegenstand und Wissensstand von dieser Empfehlung abgewichen werden kann.

Projektpläne im Projektmanagementprozess, eigene Abbildung

Vorprojektphase / Projektstart

Hinsichtlich der Vorprojektphase und des Projektstarts ergibt sich daher folgender empfohlener Ablauf bei der Erstellung von Projektplänen: